Gia Thành Co., Ltd

https://giathanhxaydung.com

QUY TRÌNH THI CÔNG MỘT CÔNG TRÌNH

Thông báo khởi công công trình đến chính quyền địa phương bằng văn bản . thông báo cho các hộ dân kế cận, chụp hình hiện trạng công trình kế cận (nếu cần)Treo biển báo công trình (gồm 4 bảng như quy định: Biển báo công trình, nội quy công trình, an toàn lao động, cảnh báo công trình)Chuẩn bị mặt bằng, mượn vỉa hè, chuẩn bị nguồn điện, nguồn nước cho thi côngLắp đặt cổng / tường rào công trình theo tiêu chuẩn công ty, ...
02f801a4ab78fec79e5fff48986b4e7d 1

02f801a4ab78fec79e5fff48986b4e7d 1

1. Giai đoạn chuẩn bị 

  • Thông báo khởi công công trình đến chính quyền địa phương bằng văn bản . thông báo cho các hộ dân kế cận, chụp hình hiện trạng công trình kế cận (nếu cần)
  • Treo biển báo công trình (gồm 4 bảng như quy định: Biển báo công trình, nội quy công trình, an toàn lao động, cảnh báo công trình)
  • Chuẩn bị mặt bằng, mượn vỉa hè, chuẩn bị nguồn điện, nguồn nước cho thi công
  • Lắp đặt cổng / tường rào công trình theo tiêu chuẩn công ty
  • Chuẩn bị bộ hồ sơ thiết kế xây dựng làm căn cứ kỹ thuật để thi công
  • Định vị công trình, xác định cao độ chuẩn.
  • Chuẩn bị nhân công / chuẩn bị qui trình cung ứng vật tư thô
2. Giai đoạn thi công móng và công trình ngầm
  • Đào đất hố móng / đổ bê tông lót móng
  • Lắp dựng ván khuôn / cốt thép / đổ bê tông móng, đà kiềng, đà giằng
  • Đào đất, xây hầm phân, hố ga, hầm chứa bồn nước âm bằng gạch thẻ
3. Giai đoạn thi công thô phần thân và mái
  • Lắp dựng cột thép cột / Lắp dựng ván khuôn cột / Đổ bê tông cột
  • Xây tường bao che / Che chắn công trình theo kỹ thuật
  • Lắp dựng ván khuôn dầm sàn / Lắp dựng cốt thép dầm, sàn.
  • Lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật đi âm sàn.
  • Đổ bê tông dầm, sàn.
  • Xây tường ngăn, thi công cầu thang
  • Lắp đặt đường ống điện, nước âm tường
  • Trát trần, trát tường trong, tường ngoài nhà
  • Xử lý chống thấm các ô sàn âm và sàn nằm lộ thiên
4. Giai đoạn hoàn thiện công trình
  • Sơn bả trần, tường trong và ngoài nhà, sơn cửa
  • Ốp, lát gạch, đá trang trí…
  • Lắp đặt cửa, lan can…
  • Lắp đặt thiết bị điện, nước, đèn chiếu sáng
  • Lắp đặt nội thất gỗ (nếu có)
  • Vệ sinh công trình, sửa lỗi hoàn thành